\begin{ganttchart}[
    hgrid,
    vgrid,
    time slot format=isodate-yearmonth,
    time slot unit=month
]{2025-10}{2027-07}

% Months
\gantttitlecalendar{year, month} \\

% Groups and tasks
\ganttgroup{Background Reading \& Problem Definition}{2025-10}{2026-04} \\
\ganttbar{Pathology \& Cancer Biology\cite{weinberg_biology_2023}\cite{kumar_robbins_2023}}{2025-10}{2026-02} \\
\ganttbar{Survival Analysis Basics}{2026-01}{2026-03} \\
\ganttbar{Literature on Multimodal DL}{2026-02}{2026-04} \\

\ganttgroup{Data Acquisition \& Preprocessing}{2026-05}{2026-06} \\
\ganttbar{WSI Preprocessing Pipeline}{2026-05}{2026-05} \\
\ganttbar{MRI Preprocessing Pipeline}{2026-06}{2026-06} \\

\ganttgroup{Baseline (Unimodal) Models}{2026-08}{2026-09} \\
\ganttbar{Pathology-Only Survival Model}{2026-08}{2026-08} \\
\ganttbar{MRI-Only Survival Model}{2026-09}{2026-09} \\
\ganttmilestone{Baseline Models Completed}{2026-09} \\

\ganttgroup{Multimodal Fusion Models}{2026-10}{2026-12} \\
\ganttbar{Late Fusion Model}{2026-10}{2026-11} \\
\ganttbar{Early Fusion Model}{2026-11}{2026-12} \\
\ganttmilestone{Multimodal Models Completed}{2026-12} \\

\ganttgroup{Evaluation \& Interpretation}{2027-01}{2027-03} \\
\ganttbar{Survival Metrics \& Calibration}{2027-01}{2027-01} \\
\ganttbar{Hyperparameter Tuning}{2027-01}{2027-02} \\
\ganttbar{Model Interpretation}{2027-02}{2027-03} \\

\ganttgroup{Writing \& Finalization}{2026-08}{2027-07} \\
\ganttbar{Thesis Writing \& Figures}{2026-08}{2027-07} \\

\end{ganttchart}
